…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD)

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penjadwalan proyek dalam proyek konstruksi memiliki fungsi sebagai alat pengontrol waktu yang berguna agar proyek terlaksana secara efektif dan efisien. Proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan tertentu, kapan pelaksanaan tersebut dimulai, kapan diselesaikan, bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan. Penjadwalan proyek yang biasa diterapkan di Indonesia pada umumnya masih menggunakan metode barchart. Proyek Pembangunan Gedung FPSD ini memiliki aktivitas kegiatan berulang. Proyek yang bersifat berulang dapat diterapkan metode penjadwalan Linear Scheduling Method (LSM). Penjadwalan LSM dapat memperhitungkan durasi proyek yang digambarkan pada diagram secara grafis sebagai plot X-Y di mana satu sumbu mewakili unit, dan waktu lainnya, sehingga dapat menunjukkan conflict pada setiap pekerjaan, sehingga metode ini dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di lapangan. Hasil dari analisis penjadwalan menggunakan metode Linear Scheduling Method (LSM) menunjukkan bahwa terjadi perubahan umur proyek dan biaya pekerjaan per-minggu. Umur proyek dihasilkan lebih cepat 6,55% yaitu 11 hari lebih cepat dibandingkan dengan penjadwalan barchart rencana dari 168 hari menjadi 157 hari, dan juga terjadi perubahan biaya setiap minggunya. Project scheduling in construction projects has a function as a time control tool that is useful for projects to be carried out effectively and efficiently. Construction projects generally have a specific implementation plan and implementation schedule, when the implementation begins, when it is completed, how the project will be carried out. Project scheduling that is usually applied in Indonesia generally still uses the barchart method. The FPSD Building Construction Project has repetitive activities. Projects that are repetitive can be applied to the Scheduling Method (NGO) scheduling method. NGO scheduling can take into account the duration of the project depicted in the diagram graphically as an X-Y plot…
date: 2022-12-29
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
subject: L Education (General)
subject: TA Engineering (General). Civil engineering (General)

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document
has file: S_TS_1807314_Title.pdf
has part: S_TS_1807314_Title.pdf

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document
has file: S_TS_1807314_Chapter 1.pdf
has part: S_TS_1807314_Chapter 1.pdf

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document
has file: S_TS_1807314_Chapter 3.pdf
has part: S_TS_1807314_Chapter 3.pdf

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document
has file: S_TS_1807314_Chapter 5.pdf
has part: S_TS_1807314_Chapter 5.pdf

PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD) (Text)
type: Document

Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

KODEPRODI22201#Teknik_Sipil_S1, Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

- Siti Nurasiyah
type: Person
given name: -
family name: Siti Nurasiyah

- Afanzah Alif Mustawa
type: Person
given name: -
family name: Afanzah Alif Mustawa

- Dewi Yustiarini
type: Person
given name: -
family name: Dewi Yustiarini

HTML Summary of #87687 PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD)
format: text/html
primary topic: PENJADWALAN ULANG DENGAN METODE LINEAR SCHEDULING METHOD (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung FPSD)

L Education (General)
type: Concept

TA Engineering (General). Civil engineering (General)
type: Concept