…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM
type: Thesis
type: Article
abstract: ABSTRAK ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM Andipa Wija Andriana, Siti Nurasiyah1, Ben Novarro Batubara2 Program Studi Teknik Sipil-S1, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia Email : awijaandriana@gmail.com Iisnurasiyah82@gmail.com bensnovr@upi.edu ABSTRAK Pada suatu proyek konstruksi gedung memiliki jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan perencanaan penjadwalan, perencanaan penjadwalan ini sangat berpengaruh terhadap durasi dan biaya pada suatu proyek, untuk mewujudkan agar waktu dan biaya sesuai dengan yang telah ditentukan diperlukan manajemen proyek yang tepat, dari manajemen proyek ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan penjadwalan yang kurang tepat mengakibatkan penyelesaian proyek dan biaya yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Metode Line of balance (LOB) sangat sesuai dengan kondisi proyek yang memiliki pekerjaan berulang seperti pada proyek gedung BPSDM, karena mampu menyajikan tingkat produktivitas dan informasi durasi dalam bentuk diagram garis yang lebih mudah dipahami, sehingga pada proses penggunaannya akan lebih mudah untuk menjelaskan jadwal pekerjaan secara detail, serta dari hasil plot LOB dapat mendeteksi pekerjaan-pekerjaan yang mengalami gangguan. Metode ini menitikberatkan pada perubahan waktu dan biaya pada suatu proyek. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan metode line of balance (LOB) pada proyek pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terjadi perubahan pada umur proyek dan pengeluaran biaya per minggunya, dengan menggunakan metode line of balance (LOB) umur proyek yang awalnya 34 minggu menjadi 29 minggu, ini menunjukan bahwa umur proyek lebih cepat 5 minggu, dengan penambahan biaya pada minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-23, dan terjadi pengurangan pengeluaran biaya per minggu pada minggu ke-24 sampai minggu ke-34, dengan adanya penambahan biaya per minggu menunj…
date: 2019-09-26
status: published
author list: authors
THS: - Ben Novarro Batubara
…: - Ben Novarro Batubara
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
subject: TA Engineering (General). Civil engineering (General)
subject: TH Building construction

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document
has file: S_TS_1501125_Title.pdf
has part: S_TS_1501125_Title.pdf

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document
has file: S_TS_1501125_Chapter1.pdf
has part: S_TS_1501125_Chapter1.pdf

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document
has file: S_TS_1501125_Chapter3.pdf
has part: S_TS_1501125_Chapter3.pdf

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document
has file: S_TS_1501125_Chapter5.pdf
has part: S_TS_1501125_Chapter5.pdf

ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM (Text)
type: Document

Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

Perpustakaan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

- Ben Novarro Batubara
type: Person
given name: -
family name: Ben Novarro Batubara

- Andipa Wija Andriana
type: Person
given name: -
family name: Andipa Wija Andriana

HTML Summary of #42017 ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM
format: text/html
primary topic: ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSDM

TA Engineering (General). Civil engineering (General)
type: Concept

TH Building construction
type: Concept